Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri và Nhân dân

Tháng 3.2025, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát công trình nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, công trình đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng, khiến cử tri và nhiều người dân địa phương bức xúc. Trên cơ sở xem xét thực tế, Đoàn đã có những nhìn nhận, đề xuất giải pháp cụ thể thúc đẩy quá trình xử lý những đề xuất, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.
Công trình nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Theo đó, Dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng mức đầu tư là 50,0 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối Ngân sách địa phương (tỉnh bố trí), tiến độ thực hiện từ 2021-2023. Quy mô các hạng mục công trình gồm: hồ thu nước diện tích khoảng 0,35ha; nhà điều hành xây dựng 01 tầng; nhà hóa chất xây dựng 01 tầng; trạm bơm cấp 1; nhà trạm bơm cấp 2; bể chứa nước sạch 1000 m3; bể chứa nước sạch 2000 m3 bể được chế tạo bằng thép cường độ cao có phủ lớp thủy tinh hai mặt; cụm xử lý nước; trạm biến áp + tuyến cáp 35kV; tuyến ống dẫn nước sạch lên bể áp lực; tuyến ống dẫn nước và phân phối về thị trấn; tuyến ống dẫn nước từ nhà máy về bể chứa áp lực từ nhà máy xây dựng tuyến ống dọc theo kênh thủy lợi, cắt ngang quốc lộ 4A, qua cánh đồng khu vực Bản Lòa thuộc xã Quang Hán cấp đến bể áp lực tại khu vực đồi Nà Hân; tuyến ống từ bể áp lực về thị trấn từ bể, ống được dẫn xuống và đặt dọc theo quốc lộ 4A dẫn về thị trấn Trà Lĩnh, ống đặt cách vạch chỉ giới đường 1m, khu vực nội thị ống đi trên vỉa hè, dọc theo lề đường; tuyến ống dẫn nước và phân phối lên cửa khẩu từ bể, ống được dẫn xuống và đặt dọc theo quốc lộ 4A dẫn về khu vực cửa khẩu, ống đặt cách vạch chỉ giới đường 1m; tuyến ống nước sử dụng bằng ống nhựa HDPE DN180mm; DN160mm; đường ống công nghệ sử dụng bằng ống thép DN300mm; DN250mm; DN200mm; DN150mm; sân phơi bùn và một số hạng mục phụ trợ khác…

Dự án đã được khởi công thi công xây dựng từ ngày 12/12/2022 và hoàn thành ngày 22 tháng 12 năm 2023. Các hạng mục công trình thuộc dự án đã được thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế đã bàn giao cho đơn vị Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế để quản lý.

Dự án tuy đã hoàn thành theo đúng tiến độ, song chưa đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng do dự án được phê duyệt, giai đoạn này chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục chính của nhà máy và tuyến đường ống cấp I từ bể áp lực cấp lên khu vực cửa khẩu và cấp về thị trấn, chưa đủ kinh phí để đầu tư mạng lưới đường ống cấp II và cấp 3 đến các hộ tiêu thụ nước. Vì vậy, chưa thể khai thác vận hành cấp nước tới các hộ dân; Do chưa có giấy phép môi trường, nguyên nhân là thiếu quyết định giao đất của dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế đã trình thủ tục giao đất cho dự án, hiện nay, UBND tỉnh đã có Quyết định giao đất để thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Ban Quản lý Khu kinh tế đang đôn đốc đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp phép môi trường trình thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định, trong quá trình thẩm định hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp, đôn đốc thực hiện sớm để hoàn thiện thủ tục cấp phép này, đủ điều kiện để thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục quy định sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác (cố gắng trong tháng 04/2025 sẽ hoàn thiện các thủ tục để có thể sớm đưa dự án vào khai thác).

Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh (cũ) đã được bàn giao cho Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tuy nhiên nguồn nước tại vị trí lấy nước vào hệ thống bị ô nhiễm nặng, hệ thống xử lý, các tuyến đường ống cấp nước đã xuống cấp, không đảm bảo các chỉ tiêu cấp nước sạch theo quy định, hệ thống mạng lưới đường ống hư hỏng, thất thoát nước nhiều, không đảm bảo an toàn trong khai thác, cung cấp nước. Không đảm bảo khi đấu nối hệ thống này vào tuyến đường ống cấp I của nhà máy nước sạch mới được đầu tư, nên không thể vận hành cung cấp nước cho người dân. Để phát huy hiệu quả dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường ống cấp II và mạng lưới đường ống cấp nước tới các hộ dân trong khu vực cửa khẩu, khu vực thị trấn và các xóm, xã xung quanh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14,5 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Ban sẽ đôn đốc thực hiện để có thể khởi công thi công xây dựng công trình vào cuối quý II/2025 để có thể khai thác, vận hành, cấp nước cho người dân vào cuối năm 2025.

Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc hiện nay để đưa công trình nước sạch thị trấn Trà Lĩnh đi vào hoạt động trong tháng 6,7/2025….

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây