Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Chu Trinh - Hồng Nam huyện Hòa An.

Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng được phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng với tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024. Dự án đi qua địa phận xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng với chiều dài khoảng 4,3 km và đoạn qua địa phận xã Hồng Nam, huyện Hòa An với chiều dài gần 9,62 km.
Tuyến đường xã Chu Trinh đi xã Hồng Nam, Hòa An
Dự án được bố trí nguồn vốn năm 2024 là 51.274 triệu đồng; đến hết ngày 30/9/2024 giải ngân được 5.138,939 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch. Hiện nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cống thoát nước, kè, xây bó lề và tập trung triển khai hoàn thiện hạng mục đào, đắp nền đường và thi công 04 vị trí cầu trên tuyến.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) và cơ quan chuyên môn cho biết một số nguyên nhân, tác động làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện công trình bao gồm Công tác giải phóng mặt bằng của dự án triển khai từ năm 2022; tuy nhiên đến tháng 9/2023, Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư huyện Hòa An mới bàn giao được 4,90ha/5,19ha (tương đương 94,66% diện tích), đến ngày 31/01/2024, Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư thành phố mới bàn giao được toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công để tổ chức triển khai thi công.

Như vậy, thực tế đến nay mới bàn giao cơ bản mặt bằng cho nhà thầu thi công được khoảng 07 tháng để triển khai thi công. Trong quá trình triển khai thi công vẫn có một số hộ gia đình dù đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng chưa thống nhất với phương án dự toán đền bù, hỗ trợ và tái định cư được duyệt, chưa tháo dỡ nhà, sàn phơi bê tông cốt thép, hàng rào, không bàn giao mặt bằng nên phải tổ chức tuyên truyền, vận động nhiều lần, mất rất nhiều thời gian (địa phận huyện Hòa An vướng mắc 10 hộ với chiều dài khoảng 0,9km).

Mặt khác, từ đầu tháng 5 năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói chung và khu vực triển khai dự án nói riêng thường xuyên xảy ra mưa lớn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của công trình. Mặc dù không xảy ra sạt lở lớn, nhưng các nhà thầu không thể tổ chức thi công được theo kế hoạch đề ra, vẫn phải thực hiện công tác hót dọn, dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông, sửa chữa những hư hỏng nhỏ do mưa lũ ảnh hưởng đến nền đường. Như vậy, mặt bằng tuy đã được bàn giao cơ bản khoảng 07 tháng nhưng có đến 04 tháng thường xuyên xảy ra mưa lớn nên không thể đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, các đơn vị thi công còn bị động, chưa điều chỉnh kịp thời tiến độ thi công và chưa tăng cường thêm máy móc, thiết bị, nhân lực để thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua.

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện công trình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa An khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị lập kế hoạch tiến độ thi công và có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng công trình, phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2024.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây