Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Tính đến thời điểm tháng 10/2024, toàn tỉnh có 8.799 hộ được hỗ trợ XNT, NDN, với tổng kinh phí 341 tỷ 113 triệu đồng. Trong năm, thực hiện giải ngân được 3.206/7.121 hộ, đạt 45% chỉ tiêu kế hoạch, với tổng vốn giải ngân từ các nguồn đạt 107 tỷ 680 triệu đồng.
Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Trùng Khánh ảnh (MInh Ngọc)
Trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy, các huyện đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện. Đa số người dân có tinh thần chủ động tự lực, tự cường, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau; kinh phí làm nhà nhiều hơn so với số kinh phí được hỗ trợ, nhiều nhà sau khi hoàn thành trị giá trên 200 triệu đồng, có nhà lên đến 600 triệu đồng. Việc huy động xã hội hóa nguồn lực được thực hiện tương đối tốt, tiêu biểu như các huyện: Bảo Lâm, Hoà An, Hạ Lang. Chất lượng nhà hoàn thành đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng”, vượt diện tích tối thiểu và thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đa số các huyện đều vướng mắc về đất đai, việc chỉ đạo giải quyết chưa được quyết liệt, sâu sát, chỉ dừng ở mức độ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa đưa ra được biện pháp, giải pháp giải quyết cụ thể; việc nghiệm thu hoàn thành chưa được kịp thời, còn nhiều nhà đã làm xong lâu nhưng chưa thực hiện nghiệm thu, chưa thanh toán, dẫn đến giải ngân đạt thấp; việc bám nắm cơ sở của cán bộ, công chức được phân công phụ trách tại một số địa phương chưa sâu sát, chưa thường xuyên liên tục; công tác quản lý hồ sơ lưu trữ chưa được cấp xã quan tâm, nhiều hồ sơ chưa hợp lệ; một số ít hộ đã sửa chữa nhà và nghiệm thu nhưng chưa đảm bảo tiêu chí “3 cứng” theo quy định...

Để đạt được mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh việc thực hiện, đảm bảo giải ngân hỗ trợ XNT, NDN theo chỉ tiêu, tiến độ được giao đề nghị các ngành cần linh hoạt trong cách xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động phối hợp với địa phương nghiên cứu, phân loại, đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai (đất rừng, đất nông nghiệp, quy hoạch đất đai); hành lang giao thông; khó khăn về phí, thuế; đối tượng được hỗ trợ; tổ chức thực hiện, chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình; quản lý hồ sơ lưu trữ... về cơ bản cần phải tháo gỡ vướng mắc nhiều nhất có thể, làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ, cung cấp cho các nhà tài trợ.

Tạo điều kiện tối đa cho người dân, không cầu toàn; đối với các trường hợp không có vướng mắc về đất đai, không cần chờ hoàn tất các thủ tục mới thực hiện giải ngân, mới cho xây dựng nhà. Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ đã quy định, đối với sửa chữa nhà ở mỗi tiêu chí 10 triệu đồng, hỗ trợ thực hiện xây mới 44 triệu đồng. Các địa phương thực hiện rà soát lại và chịu trách nhiệm với những số liệu đã báo cáo, bổ sung danh sách những hộ mới phát sinh để thực hiện trong giai đoạn sau.

UBND tỉnh kịp thời tổng hợp đề xuất của các ngành báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm những vấn đề cần tháo gỡ, xử lý để có hướng giải quyết hiệu quả và sát với tình hình thực tế.

 

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây