Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại huyện Thạch An

Chiều 7/3, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại huyện Thạch An. Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Thạch An.
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường và đoàn công tác thăm, động viên các hộ gia đình trong diện phải di dời nhà ở tại xóm Nà Ngài, xã Lê Lai.

Đến ngày 5/3, huyện Thạch An huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, với tổng số tiền 131,3 tỷ đồng; trong đó, đã chi trả 123 tỷ đồng đạt 93,7%. Ngày 28/2, đã phê duyệt (bổ sung lần 3) giá trị phê duyệt 14,5 tỷ, gồm các xóm Đoỏng Lẹng, Slằng Péc, thị trấn Đông Khê và xóm Nà Tán, xã Vân Trình. Đối với đoạn mở rộng ranh, hiện nay đang thực hiện kiểm đếm tại xã Đức Xuân. Công tác di chuyển đường điện 110 KV tại các xã Đức Xuân, thị trấn Đồng Khê, xã Lê Lai, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh thực hiện và đã kiểm đếm xong. Đối với công tác tái định cư, có 60 hộ đăng ký tái định cư tập trung; đến nay, có 26 hộ đã bốc thăm lô tái định cư lần 1 (còn 34 hộ xem xét bốc thăm lần 2).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan tiến độ thực hiện dự án và những đề xuất, kiến nghị của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời, định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Huyện Thạch An kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là xử lý các diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đảm bảo điều kiện để xây dựng nhà ở; hướng dẫn xử lý các trường hợp đất, tài sản ngoài hành lang GPMB nhưng nằm trong hành lang an toàn giao thông; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh xem xét điều chỉnh vị trí tại km 55+068 vị trí hầm chui dân sinh tại xóm Tục Ngã, tránh ảnh hưởng đến nhà ở của dân. Điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng đoạn km 54+030  theo hồ sơ thiết kế bước cơ sở (FS) đã được UBND phê duyệt…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương cần nhận thức, quyết tâm, trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đúng tiến độ, chất lượng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), đảm bảo thông xe kỹ thuật vào 31/12/2025 theo mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, vướng mắc còn tồn tại, ảnh hưởng tới tiến độ GPMB hiện nay.

Đề nghị, địa phương báo cáo những vướng mắc về cơ chế, chính sách lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định kịp thời; phối hợp với Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ tăng cường thực hiện công tác GPMB tại huyện Thạch An, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3/2025. Huyện và các sở, ngành liên quan tính toán chi tiết giá đền bù đảm lợi ích cho người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, thuyết phục, nắm chắc tình hình tại cơ sở. Xem xét thực hiện tái định cư tại chỗ, ổn định cuộc sống cho người dân. Yêu cầu MTTQ huyện, các đoàn thể tích cực tham gia vào công tác GPMB. Với khối lượng công việc lớn như hiện nay, đơn vị thi công cần tăng cường thêm máy móc, phương tiện thi công, nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch thi công "3 ca, 4 kíp", đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây