Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông (Hà Quảng)

Dự án đường nối thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng từ tháng 5/2021 với tổng chiều dài 30,349 km, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024. Đây là tuyến đường có điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Xuân Hòa, điểm cuối nối với đường tỉnh 204 tại vị trí ngã ba trung tâm thị trấn Thông Nông, hướng đi xã Đa Thông và Lương Can. Tuyến đường đi qua thị trấn Xuân Hòa, xã Quý Quân, xã Đa Thông, thị trấn Thông Nông và xã Dân Chủ (Hòa An).
Dự án đường thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông có tổng chiều dài trên 30 km, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc đối với 10 hộ dân tộc Mông tại xóm Lũng Mới, Nà Pò, Tềnh Cà Lừa xã Quý Quân, vận động 2 hộ đồng ý nhận hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Hiện nay, mặt bằng đã được bàn giao, chiếm khoảng 90% tổng chiều dài tuyến, giải ngân trên 88,030 tỷ đồng, đạt 33%. Dự án đang tập trung thi công nền đường, cống thoát nước ngang đường, tập kết vật liệu cấp phối đá dăm, các đoạn tuyến đi qua rừng tự nhiên với chiều dài khoảng 8 km được bàn giao từ ngày 2/8/2023. Tỷ lệ hoàn thành đạt khoảng 30% khối lượng, trong đó, nền đường cơ bản hoàn thành 8 km (từ km9+00 đến km17+00), cấp phối đá dăm loại 2 đã thi công 2 km/30 km (đoạn lý trình Km0+00 - Km1+963.76); đối với hạng mục cầu cơ bản hoàn thành 2/3 cầu trung trên tuyến, cầu Cốc Ca đang thi công phá dỡ cầu cũ, đang chuẩn bị nhân lực, thiết bị, máy móc thi công cọc khoan nhồi.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ của dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Xem xét, sớm có ý kiến chỉ đạo về chính sách hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng công trình thuộc địa phận huyện Hòa An để Hội đồng hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa An đủ cơ sở, sớm thực hiện các thủ tục tiếp theo và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu thi công triển khai thi công. Xem xét, sớm có quy hoạch, kế hoạch sản xuất đá các loại trong thời gian tới để đảm bảo nguồn cung cấp cho các chương trình, dự án đầu tư công, tránh tình trạng không có vật liệu để triển khai thi công, đồng thời giúp giảm giá thành xây dựng, tháo gỡ được khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu cho dự án.

Để dự án được triển khai và thực hiện theo kế hoạch đề ra, đề nghị các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiên độ, khối lượng làm đến đâu, hồ sơ lập đến đó và các sở, ngành quan tâm bố trí vốn, chủ yếu sử dụng trong nguồn dự phòng, không tăng tổng mức đầu tư. Về giải phóng mặt bằng, đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hà Quảng, Hòa An triển khai thực hiện theo kế hoạch; huyện Hà Quảng tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo điều kiện cho người dân di dời mộ, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, trên tinh thần không nóng vội nhưng cũng không để kéo dài.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình. Trên cơ sở các điểm khai thác vật liệu xây dựng ở địa phương, các nhà thầu tận dụng, mua vật liệu xây dựng ở địa điểm thuận lợi nhất. Khẩn trương có phương án di dời một số hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm đưa dự án vào sử dụng, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân địa phương.

Tác giả: Hoài An (BCB)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây