Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố

Chiều 5/7, đoàn công tác của tỉnh gồm các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh.
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn kiểm tra thực địa các dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh, Dự án cải tạo Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Theo đó, Dự án trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024, công trình có quy mô 8 tầng nổi, 1 tầng bán hầm, 1 tum mái; tổng diện tích sàn khoảng 16.660 m2 và các công trình phụ như nhà cảnh vệ, nhà tiếp dân, nhà bảo vệ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà... Đến nay, hạng mục trụ sở làm việc đã hoàn thành thi công phần kết cấu bê tông cốt thép và thi công xây trát tường trong, ngoài nhà, chống thấm nhà vệ sinh, thi công ốp lát gạch các tầng 5, 6, 7, 8; hệ thống thang máng cáp, lắp đặt cửa gỗ, gia công lắp đặt hệ khung, mái đạt trên 90% khối lượng…; giá trị khối lượng hoàn thành thực tế đạt 66,13% giá trị hợp đồng.

Dự án trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh có tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng với quy mô đầu tư xây dựng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum mái. Tổng diện tích sàn khoảng 43.185 m2. Hiện đã hoàn thành thi công phần kết cấu bê tông cốt thép, xây tường; thi công trát tường trong và ngoài nhà đạt từ 90% - 95%, đang thi công mái và một số hạng mục khác…, tổng giá trị khối lượng hoàn thành đến nay đạt 52% giá trị hợp đồng.

Dự án cải tạo Trung tâm Hội nghị tỉnh với tổng mức đầu tư trên 14,053 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Cải tạo hệ thống thoát nước mái; kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống phòng cháy, chữa cháy, điều hòa không khí, bảo dưỡng tường trần, vách, cửa trong và ngoài nhà; nội thất hội trường lớn; mặt sân lát đá, rãnh thoát nước ngoài nhà, bồn cây, bậc lên xuống, hệ thống chiếu sáng sân vườn, cổng hàng rào, hệ thống camera giám sát; trồng thay thế, bổ sung một số cây xanh sân vườn.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đề nghị: Đối với dự án trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công việc hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị, nội thất, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án.

Dự án trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh, cần tập trung máy móc vật tư, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến 31/12/2024 hoàn thành cơ bản hạng mục trụ sở nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

Đối với Dự án cải tạo Trung tâm Hội nghị tỉnh, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công xây lắp cần chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân công ưu tiên thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điều hòa không khí, nội thất hội trường lớn, trang thiết bị công trình, khu vực sân và mặt tiền công trình…, hoàn thành trước tháng 9/2024 để phục vụ các sự kiện, hội nghị lớn của tỉnh.

Tác giả: Hoài An (BCB)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây