Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, số vốn đầu tư công Trung ương giao cho Cao Bằng đã phân bổ triển khai là trên 6.281 tỷ/6.972 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 38,5% kế hoạch khi chỉ còn 30 ngày nữa là kết thúc năm 2023. Để phấn đấu đến hết tháng 1/2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, những ngày qua, các chủ đầu tư đang tăng tốc, dồn lực và thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra.
Nhiều dự án giao thông đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu vị trí đổ đất, đá thải…
Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã ký Công điện số 04 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nêu rõ hiện tiến độ giải ngân toàn tỉnh thấp hơn mức giải ngân trung bình cả nước. Nhiệm vụ nước rút giải ngân vốn còn lại hơn 3.700 tỷ đồng, trong số 40 chủ đầu tư thì có đến 21 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh, hiện vẫn còn 9 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 24/11, toàn tỉnh giải ngân 2.417 tỷ 034 triệu đồng/6.281 tỷ 278 triệu đồng, đạt 38,5% kế hoạch; giải ngân vốn năm 2022 sang năm 2023 là 924 tỷ 504 triệu đồng/1.632 tỷ 153 triệu đồng, đạt 56,6% kế hoạch. Nếu không tính số vốn mới được giao cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng ( Lạng Sơn) - Trà Lĩnh ( Cao Bằng), thì tỷ lệ giải ngân đạt 1.492 tỷ 530 triệu đồng/3.366 tỷ 584 triệu đồng, đạt 44,3% kế hoạch. Như vậy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 56,74% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả giải ngân của 31 sở, ban, ngành đạt 27 % kế hoạch, thấp hơn mức tỷ lệ trung bình của tỉnh là 38,5%. Có 20 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh, bao gồm 7 đơn vị chưa giải ngân, 9 đơn vị đã giải ngân nhưng tỷ lệ dưới mức tỷ lệ trung bình của tỉnh. Có 15 đơn vị giải ngân trên mức tỷ lệ trung bình của tỉnh, trong đó đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất là Hội Nông dân tỉnh (100%); đơn vị giải ngân với số vốn lớn là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh là 475 tỷ 240 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn 10 huyện, thành phố đạt 52,6% kế hoạch, cao hơn mức tỷ lệ trung bình của tỉnh là 38,5%. Cụ thể, UBND thành phố Cao Bằng giải ngân dưới mức tỷ lệ trung bình của tỉnh; có 9 huyện giải ngân trên mức tỷ lệ trung bình của tỉnh. Có 34 dự án được giao vốn trên 20 tỷ đồng thực hiện trong năm 2023, với tổng số vốn là 3.471 tỷ 750 triệu đồng/6.281 tỷ 278 triệu đồng, đạt 55,3% kế hoạch. Đến ngày 24/11, giải ngân được 804 tỷ 656 triệu đồng/3.471 tỷ 750 triệu đồng, đạt 23,2% kế hoạch. Việc giải ngân thấp, chậm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan và địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc thiếu quyết liệt, triệt để; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời. Dù đã được đôn đốc thường xuyên, thế nhưng ở trong tháng cuối năm này được xem là giai đoạn nước rút, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân lại càng phải được đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm của tập thể, cá nhân. Với mục tiêu đạt trên 95% kế hoạch vốn của cả năm, giai đoạn cuối năm này sẽ đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn lập tiến độ, có biện pháp thi công, triển khai chi tiết từ nay đến hết ngày 31/12/2023; tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, thực hiện thi công (3 ca, 4 kíp) để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân trong tháng cuối năm; đôn đốc, theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công các công trình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; có giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tác giả: Lãnh Thiết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây