Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Trùng Khánh

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 309/KH-ĐGS, sáng ngày 13/8/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Trùng Khánh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc
Qua báo cáo của huyện cho thấy, kết quả thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh, từ năm 2021 đến hết 30/6/2024 huyện Trùng Khánh đã thực hiện đầu tư nâng cấp 14 tuyến đường với tổng chiều dài 45,5km; đầu tư xây dựng 59 công trình đường GTNT với tổng chiều dài 92,3km; sửa chữa 21 tuyến đường, 08 cầu bị hư hỏng, xuống cấp; xóa bỏ 15 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn.

Đố với việc thực hiện Đề án giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021- 2023, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể: 98% các trục đường được cứng hóa/bê tông hóa; tỷ lệ nhựa hóa/bê tông hóa đường huyện, đường xã đã được nhựa hóa/bê tông hóa đạt trên 95%; 100% đường đến trung tâm xã, trung tâm xóm được nhựa hóa/bê tông hóa; 45% các xã có đường nội đồng phục vụ sản xuất. Công tác sửa chữa trục đường xóm, ngõ xóm được quan tâm thực hiện tương đối hiệu quả: đã sửa chữa 45,5km đường xóm, ngõ xóm với tổng kinh phí Nhà nước cấp (mua xi măng) là 12,6 tỷ; nhân dân đóng góp 3.803m3 cát nghiền, 6,49m3 đá và 1.850 ngày công lao động.

Tại buổi làm việc, các Thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện báo cáo làm rõ một số nội dung: nguyên nhân các dự án hiện còn đang vướng mắc, chưa hoàn thành; bổ sung những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện; những nội dung cần kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong triển khai, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND.

Huyện Trùng Khánh kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trục đường chính (mở rộng nâng cấp mặt đường, nắn cua xử lý các điểm đen nhằm đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp IVmn); đầu tư xây dựng các trục đường tránh đô thị tại thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh; cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới các trục đường nội thị theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận kết quả mà huyện Trùng Khánh đã đạt được trong triển khai, thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và Đề án phát triển GTNT, đồng thời đề nghị: huyện Trùng Khánh rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình số 10-CTr/TU và Nghị quyết số 59/NQ-HĐND để phân bổ nguồn vốn thực hiện có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ; chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các công trình, dự án hạ tầng giao thông tại địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa 03 công trình, dự án chậm tiến độ: công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 thị trấn Trùng Khánh - Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn; dự án đường giao thông nội thị tổ 2 - tổ 3 thị trấn Trùng Khánh và công trình đường giao thông liên xã Trung Phúc - Quang Trung - Tri Phương - Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh./.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây