Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Thạch An

Chiều ngày 12/8/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Thạch An.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc
Qua giám sát cho thấy, từ năm 2021 đến hết 30/6/2024, huyện đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo 86 công trình đường giao thông, xây dựng 2 cây cầu dân sinh với tổng số vốn giải ngân gần 290 tỷ đồng; hiện còn 17 công trình đang triển khai thực hiện, trong đó 12 công trình đảm bảo tiến độ, 5 công trình chậm tiến độ. Thực hiện Đề án phát triển GTNT trên địa bàn huyện, đến nay 100% các xã thuộc huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo phục vụ chuyên chở hàng hóa và đi lại của nhân dân; tỷ lệ nhựa hóa/bê tông hóa đường huyện đạt 80,9% (đạt 95,2% KH); có 74/95 xóm có đường ô tô đến trung tâm xóm được cứng hóa bằng 77,89%, còn 21/95 xóm mặt đường cấp phối, đường đất chỉ được mở nền rộng từ 1,5 - 2,0m, chưa được cứng hóa mặt đường và hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ trên tuyến.

Đối với dự án trọng điểm - tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), tính đến thời điểm báo cáo đã thẩm định xong dự toán bồi thường cây cối hoa màu của 16/16 xóm; niêm yết công khai dự toán bồi thường của 10/16 xóm; thực hiện chi trả bồi thường cây cối hoa màu cho các hộ dân với tổng số tiền 8.271,758 triệu đồng, đạt 69,14%; đã bàn giao mặt bằng cho Doanh nghiệp khoảng 21,46km/21,55km, đạt 99,6%.

Tại buổi làm việc, các Thành viên Đoàn giám sát đề nghị Huyện làm rõ một số nội dung: Việc cụ thể hóa Kế hoạch số 1636/KH-UBND  và Kế hoạch 1411/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn huyện; đánh giá cụ thể hơn tiến độ, kết quả thực hiện Đề án GTNT trên địa bàn huyện so với chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh; dự kiến tiến độ hoàn thành đối với các công trình, dự án đang triển khai thực hiện, nhất là 05 công trình chậm tiến độ; khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện định mức duy tu, bảo dưỡng theo quy định, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh và các sở, ngành chuyên môn ...

Huyện Thạch An kiến nghị: Tỉnh quan tâm, bổ sung đủ nguồn vốn để các dự án phát triển hạ tầng giao thông có đủ kinh phí để thực hiện dứt điểm các dự án; Bổ sung nguồn kinh phí để huyện triển khai thực hiện các dự án đã có danh mục tại Kế hoạch 954/KH-UBND tỉnh Cao Bằng.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị: Huyện Thạch An đẩy nhanh tiến độ thực hiện 17 công trình, dự án đang triển khai, trong đó tập trung rà soát các công trình dự án chậm tiến độ (đã phải ra hạn) để tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, có ý kiến chỉ đạo và chủ động trong công tác phối hợp, trao đổi giữa cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch; rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, giám sát thi công; tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đề nghị HĐND huyện bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng chương trình, nội dung giám sát phù hợp với thực tiễn huyện nhà, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa công trình đường giao thông liên xã Nà Dề (thị trấn Đông Khê) – Nà Niếng (Lê Lợi) và Dự án đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An./.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây