Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Khảo sát tiến độ giải ngân vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 205 nối liền 2 xã: Chí Thảo (Quảng Uyên cũ) và xã Cách Linh (Phục Hòa cũ), huyện Quảng Hòa

Cùng ngày 28/9, đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tiến độ giải ngân vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 205 nối liền 2 xã: Chí Thảo (Quảng Uyên cũ) và xã Cách Linh (Phục Hòa cũ), huyện Quảng Hòa
Đoạn tuyến (dài 1,1km – đoạn qua xóm Lăng Hoài, xã Cách Linh) chưa thể tiếp cận để triển khai thi công do đoạn này tuyến đi theo phương án thiết kế đường mới, hiện trạng không có đường nhánh kết nối để đưa máy móc thiết bị thi công
Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Tổng mức đầu tư của dự án là 180 tỷ đồng và tiến độ thực hiện dự án là năm 2021-2023, lũy kế giải ngân đến 30/9/2023 đạt 37.850.760.000 đồng (31,82% KH).

Qua khảo sát cho thấy, hiện nay mặt bằng được đã được bàn giao là 19km/20,195km toàn tuyến (ngoài ra vẫn còn có một số vị trí cục bộ đang vướng mắc) và còn 1,1km vướng mặt bằng đến nay vẫn chưa được bàn giao. Gói thầu thi công xây lắp được khởi công ngày 12/12/2022 (mặt bằng thi công dài khoảng 9,0km thuộc địa phận xã Chí Thảo). Đoạn tuyến qua địa phận xã Cách Linh, xã Đại Sơn, thị trấn Quảng Uyên, thị trấn Hòa thuận (mặt bằng thi công dài khoảng 11,195km), đơn vị thi công bắt đầu thi công từ ngày 24/02/2023. Hiện nay đang triển khai công tác đào, đắp nền đường, xây hoàn trả mương thủy lợi, thi công cống thoát nước, thi công móng cấp phối đá dăm loại 2 … các đoạn tuyến trên, hoàn thành theo hợp đồng: đạt 29,20%. Hiện tại khối lượng công việc còn lại của dự án là rất lớn, để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban QDLDA đã chỉ đạo các Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm và dự kiến sẽ bắt đầu thi công thảm mặt đường bê tông nhựa từ tháng 11/2023. Tăng cường máy móc thiết bị, tăng ca làm việc trong ngày đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã bị chậm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn dự án có chiều dài 20,195km trong đó đã bàn giao và triển khai thi công là 19km, còn lại 1,1km vướng mặt bằng. Đoạn tuyến từ Km15+198 - Km16+345 (dài 1,1km – đoạn qua xóm Lăng Hoài, xã Cách Linh) chưa thể tiếp cận để triển khai thi công do đoạn này tuyến đi theo phương án thiết kế đường mới, hiện trạng không có đường nhánh kết nối để đưa máy móc thiết bị thi công vào công trường do 2 đầu vướng mặt bằng. Ngày 8/8/2023, Ban QLDA phối hợp với Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện Quảng Hòa tiến hành chi trả tiền GPMB đoạn tuyến trên. Tuy nhiên, còn 12/35 hộ gia đình chưa nhất trí nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công và có thắc mắc kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đất trồng lúa. Trên cơ sở đó, ngày 05/9/2023 UBND huyện Quảng Hoà đã có báo cáo giải trình theo Thông báo kết luận số 2807/TB-VP ngày 25/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, hiện tại đang chờ UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Một số vị trí cục bộ chưa giải phóng được mặt bằng nên khó thi công đồng bộ trên toàn tuyến, cụ thể: xã Chí Thảo (01 vị trí), xã Cách Linh (01 vị trí) người dân không nhất trí phương án bồi thường, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm để triển khai thi công nên rất khó khăn để có thể hoàn thành trong năm 2023; do vậy đối với các đoạn tuyến chưa được bàn giao mặt bằng và triển khai công tác tư vấn kiểm toán và trình quyết toán dự án hoàn thành phải thực hiện kéo dài sang năm 2024. Với những nội dung vướng mắc nêu trên thì dự án không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ (hoàn thành toàn bộ dự án, công tác kiểm toán và trình quyết toán trong năm 2023), và không thể giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao năm 2023 (năm 2023, dự án được bố trí 118,954 tỷ đồng; lũy kế bố trí vốn của dự án đến nay là 180 tỷ đồng đủ theo tổng mức đầu tư).

Tại buổi khảo sát, Ban QLDA kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Quảng Hòa đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ của dự án. UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024, để Ban QLDA có cơ sở triển khai trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (việc gia hạn thời gian thực hiện dự án để thi công hoàn thành một số đoạn tuyến đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và triển khai công tác kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí La Văn Hồng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Ban QLDA cùng UBND huyện Quảng Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.  Khẩn trương triển khai thi công hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm. Tăng cường máy móc thiết bị, tăng ca làm việc trong ngày đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã bị chậm so với kế hoạch. Mọi kiến nghị của Ban QLDA đoàn khảo sát sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất./.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây