Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chiều ngày 23/8/2023 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng (QLDAĐT&XD) tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) công trình giao thông tỉnh. Tham gia làm việc có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại buổi giám sát
Ban QLDAĐT&XD tỉnh được giao thực hiện 06 dự án thuộc Tiểu dự án 1 - DA5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và MN với tổng mức đầu tư 27.786 triệu đồng; hiện có 05/06 dự án đang triển khai thi công xây dựng, 01 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công (Trường Phổ thông DTNT Quảng Uyên), tỷ lệ giải ngân được 30,67% (8.521/27.786 triệu đồng). Đối với nguồn vốn đầu tư công trung hạn được giao làm chủ đầu tư trên 50 dự án, với tổng số vốn hơn 1.700 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 33 công trình, dự án; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt ở mức cao (năm 2021 là 94,9%; năm 2022 là 96,4%).

Ban QLDAĐTXD công trình giao thông tỉnh được giao tổng số vốn hơn 1.717 tỷ đồng để thực hiện 14 dự án; kết quả có 7/14 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đối với 06 công trình ban đang triển khai thực hiện, Ban QLDAĐTXD công trình giao thông tỉnh đánh giá đều chậm so với tiến độ đề ra. Giải ngân vốn năm đến thời điểm 30/6/2023 thấp, chỉ đạt khoảng 26% (98.978/386.171 triệu đồng).

Các dự án, công trình khi đưa vào sử dụng bước đầu phát huy hiệu quả, đảm bảo kỹ, mỹ thuật và đúng mục tiêu xây dựng của các công trình, dự án đã đề ra; góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khánh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết kinh tế giữa tỉnh với các tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ, làm động lực tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, tiến độ thi công một số công trình chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của một số địa phương còn chậm; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định rất phức tạp, mất nhiều thời gian; tình trạng nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu của các dự án…

Ban QLDAĐT&XD tỉnh, Ban QLDAĐTXD công trình giao thông tỉnh kiến nghị: UBND tỉnh đề xuất các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành; xem xét sớm có quy hoạch, phương án điều chỉnh công suất các mỏ đá, cấp phép các mỏ đá; các sở, ban, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xem xét giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc đảm bảo nhanh chóng, kịp thời...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị: Hai BQLDA tiếp tục tăng cường quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân cụ thể cho từng dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt là nguồn vốn chuyển nguồn kéo dài; cố gắng tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực tăng tốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; từ giai đoạn sau, lưu ý công tác chuẩn bị dự án ngay từ khâu ban đầu đảm bảo kỹ lưỡng, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn sau triển khai thực hiện được kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây