Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Thường trực HĐND huyện Hòa An giám sát một số công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, xã làm chủ đầu tư

Trong hai ngày 15 - 16/7, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Hoà An đã đến giám sát kết quả triển khai thi công tại một số công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, xã làm chủ đầu tư từ 2023 đến nay.
Đoàn kiểm tra mương thuỷ lợi Nặm Thín, xóm Bản Hoá xã Dân Chủ, Ban quản lý dư án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Đoàn đến giám sát trực tiếp các công trình do 3 xã Dân Chủ, Đức Long, Hồng việt làm chủ đầu tư gồm: đường nội đồng Nà Hoàng - Bản Hóa; một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã; đường liên xóm Nà Niền - Phai Thin - Nà Hoán; mương thủy lợi Nà Cúm, xóm Phia Tráng, xã Đức Long; nhà văn hóa xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt với tổng vốn đầu tư các công trình trên 3 tỷ đồng.

Các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư gồm: đường giao thông nông thôn, mương thuỷ lợi Nặm Thín, xóm Bản Hoá xã Dân Chủ; Trường Tiểu học Nam Tuấn; mương thủy lợi Tảu Dẻ, xóm Phia Tráng, xã Đức Long; đường giao thông từ Nà Ươm - Nà Dả - Châm Trẩu, xóm Lam Sơn Thượng; Trường Mầm non xã Hồng Việt; một số tuyến đường giao thông nông thôn, điện sinh hoạt... với tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng.

Qua kiểm tra giám sát cho thấy, các hạng mục, công trình đã thi công cơ bản đáp ứng theo thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số công trình giao thông nông thôn đổ bê tông còn mỏng chưa đúng với thiết kế ban đầu; việc giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; chủ đầu tư với doanh nghiệp chưa hiệp đồng đẩy nhanh tiến độ các công trình dẫn đến việc các công trình xây dựng chậm tiến độ. Đoàn đề nghị 3 xã và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp cùng các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, giải ngân, thanh toán đối với các dự án đầu tư công; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của MTTQ trong công tác kiểm tra, giám sát đầu tư cộng đồng, đảm bảo các công trình đang thi công đáp ứng được so với thiết kế ban đầu.

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây