Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Tình hình thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (gọi tắt là Chương trình 10-CTr/TU) giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số, giai đoạn 2021 – 2025 của năm 2022

Năm 2022, kinh phí thực hiện chương trình với số tiền gần 156 tỷ đồng, trong đó, bố trí hơn 148 tỷ đồng cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường; hơn 7,5 tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng số.
ảnh minh họa
Năm 2022, kinh phí thực hiện chương trình với số tiền gần 156 tỷ đồng, trong đó, bố trí hơn 148 tỷ đồng cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường; hơn 7,5 tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng số (Giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện chương trình với tổng số vốn trên 23.660 tỷ đồng).

Đến nay, đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); hoàn thiện khung chính sách bồi thường để hỗ trợ tái định cư dự án; lập hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng..., kết quả đã giải phóng ngoài thực địa đạt 30/121,06 km. Dự án tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2022, Dự án đường tỉnh 208, 205, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông (Hà Quảng) tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng và đang triển khai các gói thầu xây lắp. Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được nhựa hóa, bê tông hóa; hoạt động quản lý, bảo trì đường bộ được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Công tác quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch được quan tâm, chú trọng, tập trung lựa chọn các khu, điểm du lịch... để tích hợp trong tổng thể Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc, tiếp tục được triển khai theo phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các dự án khác tiếp tục được ghi vốn và đầu tư đảm bảo theo tiến độ đề ra. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong khu vực cửa khẩu đảm bảo tiến độ.

Lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị hoàn thành việc lập danh mục tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các dự án phát triển đô thị. Xây dựng danh mục thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị 3A, 7A, 9A, 10A, Bắc sông Hiến trên địa bàn Thành phố. Đến nay, toàn tỉnh có 69 dự án thu hút các nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn xã hội hóa đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh đầu tư các hạng mục theo quy định.

Lĩnh vực phát triển hạ tầng số tiếp tục triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) đáp ứng kết nối khai thác có sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nền tảng hoạt động ổn định mang lại hiệu quả nhất định trong việc triển khai các nhiệm vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thiết lập xong Hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC), hệ thống theo dõi, phát hiện các sự cố và ngăn chặn các mối đe dọa từ mã độc, đảm bảo an ninh mạng cho các máy tính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, tiếp tục thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số. Quản lý tốt nguồn vốn đầu tư, huy động, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả chương trình; làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đồng thời thực hiện các dự án phát triển đô thị; rà soát lại các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Đối với lĩnh vực du lịch, đầu tư hạ tầng các khu du lịch lớn, hạ tầng cơ sở cho du lịch cộng đồng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đầu tư hạ tầng số góp phần tạo chuyển biến, thay đổi các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây