Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Quyết tâm giải ngân hỗ trợ các đối tượng thuộc Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2023

Sáng 13/12, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT,NDN) trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ Chương trình hỗ trợ XNT,NDN trên địa bàn tỉnh năm 2022 - 2023.
Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo Đề án “Hỗ trợ XNT,NDN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023”, có 5.250 hộ được hỗ trợ (100 nhà lắp ghép, 2.805 nhà làm mới, 648 nhà sửa chữa 1 - 2 tiêu chí “cứng”, 1.697 nhà sửa chữa 3 tiêu chí “cứng”). Đến tháng 11/2022, có 3.038 nhà ở hoàn thành xây dựng (20 nhà lắp ghép, 1.814 nhà xây mới, 350 nhà sửa chữa từ 1 - 2 tiêu chí cứng, 854 nhà sửa chữa cả 3 tiêu chí cứng); 97 hộ đã được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết số 64/2022/HĐND, trong đó, xây mới 92 nhà (87 nhà mức hỗ trợ 44 triệu đồng/nhà, 5 nhà mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà); sửa chữa 5 nhà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn như: một số địa phương chưa lập hồ sơ hỗ trợ nhà ở theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, một số đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ; một số cán bộ chuyên môn có tâm lý chờ có vốn mới hoàn thiện hồ sơ để giải ngân do phải làm đi, làm lại nhiều bộ hồ sơ theo nhiều loại nguồn hỗ trợ; nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, quãng đường vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, không có nhân lực nhưng chưa được quan tâm, hỗ trợ…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: xử lý dứt điểm các hộ được hỗ trợ theo mức quy định tại theo Nghị quyết số 56/2021/HĐND trong tháng 12/2022; tạm ứng cho đối tượng người có công đã hoàn thành xây nhà; quyết tâm giải ngân vốn hỗ trợ số nhà đã hoàn thiện xây mới, sửa chữa theo Đề án hỗ trợ XNT,NDN được phê duyệt xong trước Tết Nguyên đán; phân loại đối tượng làm xong nhà để ưu tiên hỗ trợ trước. Phấn đấu giải ngân hỗ trợ ở tất cả các huyện, thống nhất làm mẫu trước sau đó triển khai ở những đơn vị còn lại. 

Đề nghị Sở Xây dựng sớm có văn bản xác định số đối tượng đã hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở đến thời điểm hiện tại để làm cơ sở điều chỉnh nguồn vốn sát thực tế; triển khai ngay việc tổ chức giải ngân thanh toán mẫu; theo dõi, chủ trì, phối hợp thực hiện các việc triển khai còn lại để đạt được mục tiêu, tinh thần, ý chí của Thường trực BCĐ, quyết tâm giải ngân hỗ trợ các đối tượng trước Tết Nguyên đán. 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành ngay việc điều chỉnh giao vốn; tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giao vốn cụ thể hoàn thành trong tháng 12/2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động giải quyết nguồn tạm ứng trước cho các đối tượng chính sách bằng nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mức tạm ứng 40 triệu đồng/nhà làm mới, 20 triệu đồng/nhà sửa chữa; phối hợp theo dõi danh sách các hộ đã tạm ứng để tránh chồng chéo việc giải ngân sau này tại các huyện. 

Ủy ban MTTQ hoàn chỉnh việc hoàn thiện hồ sơ và xin nguồn tài trợ cho các hộ được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết số 56/2021/HĐND dứt khoát trong tháng 12; ưu tiên giải quyết cho các hộ giải quyết tạm ứng; giải quyết cho ngành lao động ứng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền còn thiếu. 

Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham mưu đẩy nhanh việc hoàn chỉnh các quyết định, thủ tục liên quan đến giao vốn; khẩn trương tham mưu ra kết luận về những văn bản chỉ đạo liên quan của Trưởng BCĐ. Kho bạc Nhà nước tỉnh tạo điều kiện trong việc xử lý kinh phí cho các đơn vị liên quan ở các khâu cấp tỉnh, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện tạo điều kiện ưu tiên cao nhất việc hỗ trợ giải ngân trước Tết Nguyên đán. 

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây