Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn

Cao Bằng: nâng cấp đường tỉnh 211 (kết nối giữa thị trấn Trà Lĩnh đi thị trấn Trùng Khánh) thi công đạt khoảng 60% khối lượng công trình.

Tỉnh lộ 211 nối từ đầu cầu Việt Nhật, thị trấn Hùng Quốc đi qua các xã: Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương (Trà Lĩnh) đến thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh) dài 28 km, nay là đường Quốc lộ 4a đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021.
Đường tỉnh 211 đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng. ảnh Hoàng Ngơi
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh) được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư cuối năm 2017 với tổng chiều dài toàn tuyến là 28 km, trong đó tuyến chính 27,6 km và tuyến nhánh hơn 400 m. Tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp 213,2 tỷ đồng do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 thực hiện thi công 21 km, giá trị hợp đồng 170,7 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Anh Long thực hiện 7 km, giá trị 42,5 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến dường có quy mô đầu tư nâng cấp thành đường cấp 4 miền núi, mặt đường rộng 5,5 m nối liền từ thị trấn Trà Lĩnh qua xã Xuân Nội và xã Quang Trung đến thị trấn Trùng Khánh. Công trình khởi công từ tháng 6/2020, theo kế hoạch đến 10/6/2022 hoàn thành. Hiện nay, nhà thầu đã đề nghị chủ đầu tư chấp thuận điều chỉnh đưa công trình vào sử dụng trước thời gian là 6 tháng.
Dự án đường tỉnh lộ 211 được bố trí đầu tư từ nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, sử dụng cho các chi phí xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, kiểm toán và vốn đối ứng ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Để dự án triển khai đúng tiến độ, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao trên 8 ha mặt bằng sạch với tổng trị giá đền bù trên 26 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công công trình. Trong quá trình triển khai thi công dự án cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi; việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi thi công như hệ thống điện, viễn thông, đường ống cấp nước sinh hoạt, do các đơn vị quản lý di dời còn chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là việc triển khai thi công đào, đắp nền đường.
Đến nay, dự án đã thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng gồm thi công xong việc đào đắp nền đường, khoan nổ mìn phá đá, giải lớp cấp phối đá dăm; hoàn thành cơ bản lớp móng dưới.
Để phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021, chủ đầu tư đã tăng cường giám sát thi công, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị máy móc tập trung thi công công trình; ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục như cầu, cống thoát nước, kè trước mùa mưa lũ. Phấn đấu hoàn thành khối lượng và giải ngân vốn đúng kế hoạch đề ra. Dự án hoàn thành sẽ tạo điều thiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng, kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 

Tác giả: Hoàng Ngơi (Đài PT-TH Cao Bằng)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây