Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại huyện Thạch An

Ngày 30/3, đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bàn Quý Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình thực hiện Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại huyện Thạch An.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại xóm Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng (Thạch An)

Đoàn khảo sát thực tế Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại xóm Nặm Dạng - Pò Làng, xã Quang Trọng.

Xã Quang Trọng nằm ở phía Tây huyện Thạch An, địa hình tương đối phức tạp, các xóm nằm rải rác, đất sản xuất nhỏ, không tập trung nên khó khăn trong phát triển sản xuất. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 63%, hiện còn 4/8 xóm chưa có điện lưới quốc gia.

Xóm Nặm Dạng - Pò Làng, xã Quang Trọng có 44 hộ, 100% là hộ nghèo. Dưới tác động của tình hình biến đổi khí hậu, địa hình khu vực xóm xuất hiện những vết nứt, cung trượt lộ thiên ngày càng lớn. Các vết nứt đến nay tiếp tục phát triển, có thể trượt bất cứ lúc nào, nguy cơ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Dự án bố trí ổn định dân cư thiên tai tại xóm Nặm Dạng - Pò Làng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm các hạng mục: làm đường nông thôn, san gạt mặt bằng, cấp điện, nước. Đến nay được bố trí 10 tỷ đồng triển khai dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.

Hạng mục đường vào xóm có tổng chiều dài 7,132 km. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị thi công thực hiện được 75% khối lượng nền đường, hoàn thành xây dựng các công trình thoát nước trên tuyến, kè đá bảo vệ nền đường. 

Hạng mục san gạt mặt bằng có 3 khu vực đảm bảo bố trí đủ cho 44 hộ dân, diện tích khoảng 400 m2/hộ. Đã hoàn thiện san gạt mặt bằng, đang xây kè chắn đất, rãnh thoát nước...; hoàn thành khoảng 80% giá trị khối lượng san nền. Các hạng mục cấp điện, nước sinh hoạt chưa triển khai.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bàn Quý Sơn đề nghị xã Quang Trọng tiếp tục phối hợp với các nhà thầu làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát quá trình thi công, thực hiện dự án. Huyện Thạch An xem xét bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ người dân; xem xét giảm bớt hạng mục không thực sự cần thiết; bố trí vốn, tiếp tục tiến hành thi công thực hiện các hạng mục còn lại sớm hoàn thành dự án. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân vào ở ổn định để dự án phát huy hiệu quả.

Tác giả: Nông Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây