Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn

Tỉnh Cao Bằng: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công tháng cuối năm 2021

Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm 2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Trước đó, nhiều chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân đạt từ 95% kế hoạch trở lên, nhưng đến nay, tiến độ giải giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới đạt hơn 49% kế hoạch (KH). Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế địa phương.
ảnh minh họa
Đến ngày 30/11/2021, toàn tỉnh mới giải ngân đạt 1.420,8 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch, giảm 12% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 899 tỷ đồng, đạt 54% KH; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 461,3 tỷ đồng, đạt 44,39% KH; nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh giải ngân 59,8 tỷ đồng, đạt 82% KH; nguồn tăng thu ngân sách địa phương hơn 146 tỷ đồng hiện chưa giải ngân được. Kết quả giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2021 toàn tỉnh đến ngày 30/11/2021 đạt 1.420 tỷ đồng, đạt 53,64% KH. Nhiều chủ đầu tư giải ngân chưa đạt theo tỉ lệ đã cam kết. Trong đó, một số chủ đầu tư có KH vốn chủ yếu được giao từ đầu năm nhưng tỉ lệ giải ngân vẫn thấp như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12%), Sở Tài nguyên và Môi trường (7,3%), Sở Giáo dục và Đào tạo (35%), UBND thành phố Cao Bằng (45,7%), UBND huyện Thạch An (50,2%).
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát là nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ giải ngân chậm. Cùng với đó, một số vấn đề vướng mắc thường xuyên xảy ra nhiều năm qua như: khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị dự án chưa đạt chất lượng dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần; công tác thẩm định một số dự kéo dài khiến tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn bị chậm. Mặt khác là do giá nguyên vật liệu tăng cao so với thời điểm duyệt dự toán, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là các công trình thực hiện hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định.
Để thúc đẩy giải ngân trong những tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1962/QĐ-TTg thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/10/2021 đạt dưới 60% kế hoạch vốn được giao. Tại Cao Bằng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu thích ứng an toàn, linh hoạt trong việc vừa tổ chức thi công xây dựng, vừa đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Xử lý dứt điểm những vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đối với các công trình có khối lượng lớn, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để giải ngân vốn.


 

Tác giả: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây