Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Trùng Khánh.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát Dự án sửa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh
Cống ngầm lấy nước công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh
Dự án Sửa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh được đầu tư với tổng vốn là 5.000.000.000 đồng, thời gian thực hiện trong 2022. Qua khảo sát, công trình cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư cam kết sẽ tích nước hồ chứa trong tháng 01/2023. Tỷ lệ giải ngân 1.771.057/5.000.000 nghìn đồng (đạt 35%), số vốn còn lại theo khối lượng hoàn thành chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu trong tháng 01/2023.   

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư: Công trình được ký kết hợp đồng vào tháng 6/2022 nhưng từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa vụ, sau khi kết thúc mùa vụ nhà thầu mới tháo cạn nước hồ và bắt đầu triển khai thi công. Tại thời điểm khảo sát đang là vụ mùa, lòng cống hẹp, nước sau cửa van thường xuyên chảy mặc dù đã đóng cống nhưng đơn vị thực hiện công tác khảo sát chưa xác định được chính xác các góc ngoặt của cống. Trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công tiến hành khảo sát lại lòng cống. Qua khảo sát, đánh giá do tuyến cống có các góc ngoặt nhỏ hơn so với hồ sơ thiết kế nên việc thi công kéo ống theo phương án lồng ống HDPE Ø 500 trong ống cống buy BTCT Ø800 không khả thi và phát hiện ra 1 lỗ hổng (dạng hàm ếch) gây dò nước ngay bên trên tuyến cống. Do vậy, chủ đầu tư cần phải điều chỉnh phương án thiết kế nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Mặt khác, khi điều chỉnh phương án thiết kế đã giảm chi phí của dự án xuống còn 3.600.000.000 đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đề nghị được sử dụng số kinh phí 1.400.000.000 đồng còn lại của dự án để sửa chữa một số đoạn kênh dẫn bị hỏng và xuống cấp theo đề nghị của cử tri, nhưng theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án thì thời gian thực hiện dự án trong năm 2022.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành hồ chứa: Hoàn thành việc tích nước trong tháng 01/2023, để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thanh toán phần khối lượng hoàn thành của công trình cho nhà thầu thi công theo đúng quy định trong tháng 01/2023. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án và đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn nhưng không quá 31/12/2023 số vốn còn lại là: 1.400 triệu đồng để tiếp tục sửa chữa một số tuyến kênh đã xuống cấp của công trình hồ Bản Viết.

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây