Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường tỉnh 208

Sáng 1/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện giai đoạn 2 Dự án đường tỉnh 208, từ Km 47+678 thuộc địa phận xã Cô Ngân (Hạ Lang) đến Km 86+37,19 thuộc địa phận xã Chí Viễn (Trùng Khánh).
Đoàn công tác kiểm tra đoạn đường Km 84+500 thuộc xã Chí Viễn (Trùng Khánh).

Dự án đường tỉnh 208 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng; dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 (điều chỉnh nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án) và Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 7/1/2022 (điều chỉnh phương án tuyến đoạn qua thị trấn Thanh Nhật, điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến để giảm chi phí giải phóng mặt bằng). Dự án được chia làm 2 giai đoạn.

Dự án khởi công ngày 28/10/2022 (riêng 3 cầu trung trên tuyến khởi công ngày 8/7/2022), hiện nay, mặt bằng đã bàn giao chiếm khoảng 70% tổng chiều dài tuyến. Dự án đang tập trung thi công nền đường, cống thoát nước ngang đường (trừ các đoạn tuyến vướng rừng tự nhiên), tỷ lệ hoàn thành nền đường đạt khoảng 38% khối lượng; đối với đoạn bàn giao mặt bằng tỷ lệ hoàn thành nền đường là 90%, 7 km đã thi công móng lớp dưới; đối với hạng mục cầu cơ bản hoàn thành 3 cầu trung trên tuyến, một số đoạn tuyến thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại II (đạt 7/33,56 km). Đến ngày 30/7/2023, giải ngân trên 19 tỷ đồng, đạt 5,46%.
Qua kiểm tra thực tế, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực; phương án tái định cư tại địa phận thị trấn Thanh Nhật; công tác lập phương án khai thác rừng tự nhiên trước khi khai thác tận dụng gỗ; nguồn cung vật liệu đá các loại cho dự án; vị trí bãi thải của dự án…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công huy động thêm nhân lực, phương tiện tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường tỉnh 208 giai đoạn 2 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng kỹ thuật. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị huyện Trùng Khánh, Hạ Lang và các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề tồn đọng về giải phóng mặt bằng, lập phương án khai thác rừng theo quy định trước khi khai thác tận dụng gỗ tại khu vực rừng tự nhiên đã chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành Dự án đường tỉnh 208 giai đoạn 2 trước ngày 31/12/2023. Hai huyện và các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện, tăng cường máy móc thi công, giải quyết các vấn đề tồn đọng về giải phóng mặt bằng, tận thu gỗ bàn giao cho tỉnh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp, biện pháp hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Tác giả: Diệu Hoa

Nguồn tin: Bao Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây